फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग

फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग (FEE), या फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन (FEED), एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन दृष्टिकोण है जिसका उपयोग परियोजना के खर्चों को नियंत्रित करने और एक निश्चित बोली उद्धरण प्रस्तुत करने से पहले एक परियोजना की पूरी तरह से योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसे प्री-प्रोजेक्ट प्लानिंग (पीपीपी), फ़्रंट एंड लोडिंग |फ्रंट-एंड लोडिंग (एफईएल), व्यवहार्यता विश्लेषण, या प्रारंभिक प्रोजेक्ट प्लानिंग के रूप में भी जाना जा सकता है।

अवलोकन
FEED बुनियादी इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियरिंग डिजाइन प्रक्रिया या इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रक्रिया के बाद आती है। एफईई डिज़ाइन तकनीकी आवश्यकताओं के साथ-साथ परियोजना के लिए अनुमानित निवेश लागत पर भी ध्यान केंद्रित करता है। FEED को परियोजना के विभिन्न भागों को कवर करते हुए अलग-अलग पैकेजों में विभाजित किया जा सकता है। FEED पैकेज का उपयोग निष्पादन चरण अनुबंधों (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण, ईपीसीआई, आदि) की बोली लगाने के लिए आधार के रूप में किया जाता है और डिजाइन आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।

एक अच्छा फ़ीड ग्राहक की सभी परियोजना-विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करेगा और निष्पादन चरण के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों से बचाएगा। बड़े आकार की परियोजनाओं के लिए FEED अनुबंधों को पूरा होने में आमतौर पर लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। FEED चरण के दौरान, परियोजना-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना मालिकों और ऑपरेटरों और इंजीनियरिंग ठेकेदार के बीच घनिष्ठ संचार होता है।

फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग तकनीकी आवश्यकताओं और प्रस्तावित परियोजना के लिए मुख्य लागतों की पहचान करने पर केंद्रित है। इसका उपयोग परियोजना के निष्पादन चरण के लिए मूल्य स्थापित करने और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आमतौर पर इंजीनियरिंग डिजाइन प्रक्रिया (या विस्तृत इंजीनियरिंग) का पालन किया जाता है। फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग में निवेश किया गया समय पारंपरिक उद्धरण से अधिक है, क्योंकि परियोजना विनिर्देशों को पूरी तरह से निकाला जाता है, और निम्नलिखित को आम तौर पर विस्तार से विकसित किया जाता है:


 * परियोजना संगठन चार्ट
 * परियोजना गुंजाइश
 * परिभाषित असैनिक अभियंत्रण, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग
 * खतरा और संचालन क्षमता अध्ययन, सुरक्षा और एर्गोनोमिक अध्ययन
 * 2डी और 3डी प्रारंभिक मॉडल
 * उपकरण लेआउट और स्थापना योजना
 * इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज विकास
 * प्रमुख उपकरण सूची
 * स्वचालन रणनीति


 * पीएफडी - प्रक्रिया प्रवाह आरेख और पी एंड आईडी - पाइपिंग और इंस्ट्रुमेंटेशन आरेख
 * परियोजना समय
 * निश्चित-बोली उद्धरण

परंपरागत रूप से, किसी उद्धरण पर सहमति होने के बाद डिज़ाइन समीक्षा के दौरान इन सभी दस्तावेज़ों को विस्तार से विकसित किया जाएगा। FEED का उपयोग करने वाली कंपनी कोटेशन सबमिट करने से पहले इन सामग्रियों को विकसित करेगी।

फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग का उपयोग आमतौर पर डिज़ाइन/बिल्ड इंजीनियरिंग फर्मों द्वारा किया जाता है। ये कंपनियाँ विभिन्न उद्योगों में काम कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:
 * स्वचालन
 * प्रक्रिया उद्योग
 * रासायनिक प्रसंस्करण
 * निर्माण
 * इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
 * ईपीसीआईसी
 * उपकरण डिजाइन
 * उत्पादन
 * दवाइयों
 * पेट्रोकेमिकल्स
 * प्रक्रिया प्रणाली डिजाइन
 * उत्पादन लाइन डिजाइन
 * परिष्कृत करना
 * मशीन दृष्टि

शुल्क पद्धति
शुल्क पद्धति: एफईई विस्तृत डिज़ाइन पूरा करने से पहले किसी प्रोजेक्ट को देखने का एक तरीका है। फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग अध्ययन आयोजित करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। आम तौर पर, एफईई को किसी प्रस्तावित परियोजना पर पूरी तरह और तार्किक रूप से विचार करने के लिए एक इंजीनियर या इंजीनियरों के समूह की आवश्यकता होती है। उदाहरण के विचारों में शामिल हो सकते हैं: फ़ीड में भविष्य में होने वाले विस्तारों की रूपरेखा और चरण भी शामिल हैं, हालांकि ऐसे विस्तारों के लिए समय-सीमा विशेष रूप से नहीं बताई गई है। ऐसे मामलों में, निश्चित स्तर पर विस्तार के लिए आवंटित भूखंड क्षेत्र का आमतौर पर उल्लंघन नहीं किया जाता है।
 * स्वचालन की डिग्री - विचार किए जा रहे आवेदन के आधार पर, स्वचालन उपयुक्त हो भी सकता है और नहीं भी। परियोजना में स्वचालन की मात्रा निर्धारित करने से उपकरण, श्रम लागत, लेआउट और डिज़ाइन निर्धारित करने में मदद मिलेगी।
 * दरें और स्तर - एक निश्चित दर या स्तर तक पहुंचने के लिए, उदाहरण के लिए, उत्पादन, एक निश्चित मात्रा में उपकरण, सामग्री और स्वचालन की आवश्यकता हो सकती है। प्रमुख दरों और मापदंडों के निर्धारण से समग्र परियोजना लागत और समयसीमा पर बहुत प्रभाव पड़ेगा
 * सामग्री विशिष्टताएँ - सभी सामग्रियाँ एक साथ अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं, या भौतिक अनुप्रयोग का सामना नहीं कर सकती हैं। एक बुनियादी इंजीनियरिंग अनुशासन निर्माण की सामग्री, सामग्री अनुकूलता आदि का निर्धारण कर रहा है।
 * मानक और दिशानिर्देश - प्रत्येक उद्योग के पास मानक और दिशानिर्देश होते हैं, और कई उद्योग विनियमित होते हैं। इन उद्योगों के लिए विकसित किए गए किसी भी उपकरण, उत्पादन सुविधाओं, विनिर्माण लाइनों आदि को इन मानकों और विनियमों को पूरा करना होगा और परियोजना के पूरा होने की लागत/समय पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
 * धारणाएं, बहिष्करण और संभावित समस्याएं: एफईई संभावित समस्याओं, धारणाओं या बहिष्करणों की पहचान करना चाहता है जो निष्पादन के दौरान परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रंट-एंड प्लानिंग चरण के दौरान इनकी पहचान करना ताकि उनका हिसाब लगाया जा सके, एफईई का लक्ष्य है।