बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र

बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र (परमाणु विद्युत केंद्र "बेलेन") नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो बेलेन से 3 किमी और डेन्यूब नदी के निकट प्लेवेन प्रांत, उत्तरी बुल्गारिया के प्लेवेन प्रांत में सोफिया से 11 किमी दूर है। यह Kozloduy परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चार VVER-440 V230 रिएक्टरों को स्थानापन्न करने का विचार था, जो कि यूरोपीय संघ में सम्मलित होने के लिए बुल्गारिया के लिए शर्त के रूप में डिकमीशन किया गया था।

11 जून 2010 को, बल्गेरियाई सरकार ने घोषणा की कि वह बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नियोजित निर्माण को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देगी क्योंकि यह अनिश्चित था कि निवेश कब लौटाया जाएगा। पांच महीने बाद, 2 दिसंबर को, नेक ईएडी, रोसाटॉम, अल्ट्रान और फोर्टम के बीच गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 6.3 बिलियन की स्थापना की गई। पावर स्टेशन पर यूरो की कीमत, परियोजना की लागत और प्रतिदेयता पर असफल वार्ता के महीनों के बाद आगे की असहमति और बल्गेरियाई सरकार की लागत को 5.0 बिलियन यूरो से कम करने की लगातार मांगों के कारण मार्च 2012 में परियोजना को समाप्त कर दिया गया। चूँकि, 2012 के अंत में विपक्ष ने जनमत संग्रह याचिका प्रारम्भ की, जिस पर 1,385,283 लोगों ने हस्ताक्षर किए और पहला राष्ट्रीय बल्गेरियाई परमाणु ऊर्जा जनमत संग्रह, 2013 आधुनिक बुल्गारिया के इतिहास में 27 जनवरी, 2013 को आयोजित किया गया था। अधिकांश लोगों ने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 'हाँ' में मतदान किया था, लेकिन इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या इसे पारित करने के लिए मतदान बहुत कम था। जनमत संग्रह ने प्रश्न को आगे संसद में पारित कर दिया, जिसने 27 फरवरी 2013 को इसे निलंबित करने का निर्णय लिया। जून 2018 में बल्गेरियाई संसद ने बिजली संयंत्र के निर्माण पर रोक को समाप्त करने के लिए मतदान किया और दिसंबर 2019 में ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि पांच कंपनियों ने बोली लगाई और उन्हें परियोजना में संभावित रणनीतिक निवेशकों के रूप में चुना गया है।

प्रारंभिक परियोजना
1970 के दशक की शुरुआत में दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर चर्चा शुरू हुई। 20 मार्च 1981 को बुल्गारिया के मंत्रिपरिषद की डिक्री द्वारा एक दूसरे बल्गेरियाई एनपीपी के निर्माण के लिए बेलेन साइट को मंजूरी दी गई थी। साइट को 31 दिसंबर 1981 को अर्थशास्त्र मंत्रालय को सौंप दिया गया था और निर्माण स्थल की तैयारी के लिए दस्तावेज तैयार किया गया था। 1980 के अंत में और 1981 की शुरुआत में Energoproekt सोफिया द्वारा। मसौदा परियोजनाओं के अनुसार साइट की तैयारी 1981 की शुरुआत में शुरू हुई।

भविष्य के बिजली संयंत्र की नींव 1987 में USSR और Energoproekt सोफिया से Atomenergoproekt कीव के डिजाइन के बाद रखी गई थी। डिज़ाइन ने चार VVER-1000/320 इकाइयों के निर्माण का सुझाव दिया। 1988 और 1990 के बीच यूनिट 1 पर निर्माण कार्य का 40% समाप्त हो गया था और 80% उपकरण की आपूर्ति की गई थी। 1990 में बुल्गारिया में साम्यवाद के पतन के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया था और उसके बाद केवल संरक्षण कार्य किया गया था। तब से, आपूर्ति किए गए उपकरण, निर्माण स्थल और भवनों को संरक्षित करने के लिए लगातार उपाय किए गए हैं; साइट उपयुक्तता और उपकरण की स्थिति के संबंध में विभिन्न जांच और आकलन किए गए हैं, जिनमें से सभी ने सकारात्मक निष्कर्ष निकाला है। साइट सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में नई जांच की गई है। चुनी गई साइट की भूकंपीय सुरक्षा पर विशेष रूप से व्यापक शोध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और प्राधिकरण के अन्य निकायों द्वारा कई मिशन चलाए गए। ये सभी सकारात्मक निष्कर्ष और पुष्टि के साथ आए कि बेलेन साइट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए उपयुक्त है।

1980 के दशक के उत्तरार्ध में बेलेन की यूनिट 1 के लिए आपूर्ति किए गए अधिकांश भारी उपकरण, रिएक्टर पोत सहित, 2007 में परमाणु ऊर्जा निर्यात द्वारा वापस खरीदे गए थे और कलिनिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 4 में स्थापित किए गए थे, जो 24 नवंबर 2011 को ग्रिड से जुड़ा था।.

पुनरारंभ करें
2002 में सरकार ने बेलेन परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया। सभी विधायी आवश्यकताओं की पूर्ति ने सरकार को 2000 मेगावाट की कुल रेटेड क्षमता के साथ बेलेन साइट पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी देने की अनुमति दी। ऊर्जा मंत्रालय ने उपलब्ध उपकरणों को नवीनीकृत करना और नए परमाणु संयंत्र के संभावित निर्माण की जांच करना शुरू किया। फरवरी 2003 में मंत्री मिल्को कोवाचेव ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में छह प्रमुख कंपनियों को पत्र भेजकर परियोजना के संबंध में अद्यतन तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

27 मई 2003 को ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के एक आदेश द्वारा विशेषज्ञों का एक कार्य समूह बनाया गया था, जिसमें ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और जल मंत्रालय, परिवहन और संचार मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल थे। आंतरिक मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु नियामक एजेंसी, राज्य ऊर्जा और जल नियामक आयोग, नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य एजेंसी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कंपनी और बुलएटम। 4 जुलाई 2003 को विशेषज्ञ आयोग के काम के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, 10 मई, 2005 को, नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूनिट 1 और 2 की इंजीनियरिंग, खरीद और कमीशनिंग के लिए एक ठेकेदार के चयन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की।

अक्टूबर 2006 के अंत में तीसरी पीढ़ी के VVER-1000/V-446B रिएक्टरों का उपयोग करते हुए रूसी एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट, फ्रांस अरेवा | फ्रामाटोम (एरेवा), और जर्मनी सीमेंस एजी की पेशकश को नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव को कई नए स्वतंत्र सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों द्वारा गारंटीकृत उच्चतम सुरक्षा स्तर के साथ-साथ 1980 के दशक में आपूर्ति की गई पुरानी इकाई को वापस खरीदने के लिए Atomstroyexport के विकल्प के कारण चुना गया था। एक और कारण 60 साल का ऑपरेशन टर्म था। Atomstroyexport के अध्यक्ष के अनुसार, पहली इकाई 2013 तक चालू हो जाएगी और दूसरी एक साल बाद। 7 दिसंबर 2007 को यूरोपीय आयोग ने एनपीपी को अपनी अनुकूल राय देते हुए कहा कि यह यूराटॉम संधि के अनुच्छेद 41 से 44 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। Euratom ऋण के लिए EC की अनुकूल राय एक आवश्यकता है।

18 जनवरी 2008 को, एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट और बुल्गारिया की एनईके ईएडी | नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी (एनईसी) ने बेलेन एनपीपी के 1 और 2 इकाइयों के डिजाइन, निर्माण और स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 3 सितंबर 2008 को बेलेन एनपीपी का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। ऊर्जा मंत्री पेटार दिमित्रोव के अनुसार, बेलेन संयंत्र दुनिया में मौजूद सबसे सुरक्षित रिएक्टरों को संचालित करेगा; उन्होंने यह भी कहा कि उन रिएक्टरों में विफलता की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य है। प्रधान मंत्री स्टैनिशेव और मंत्री दिमित्रोव ने परियोजना को बुल्गारिया की परमाणु ऊर्जा के लिए एक पुनर्जागरण और पिछले अठारह वर्षों में बुल्गारिया की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना भी कहा। परियोजना में 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा, पहला रिएक्टर 2013 के अंत तक काम करना शुरू कर देगा, दूसरा 2014 के अंत तक। अनुसूची के अनुसार, बल्गेरियाई कानून के अनुसार विशिष्ट लाइसेंसिंग शर्तों पर विचार करते हुए A92 डिजाइन की यूनिट 1 को 6.5 साल के लिए और यूनिट 2 को 7.5 साल के लिए खड़ा किया जाना है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियाँ डिजाइन कार्य और उपकरण वितरण (58 महीने) के साथ-साथ निर्माण और स्थापना (51 महीने) से संबंधित हैं।

परियोजना की समाप्ति
जीईआरबी सरकार ने परियोजना में एक अमेरिकी या यूरोपीय ठेकेदार को जोड़ने का फैसला किया, साथ ही एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट के लिए पांच अरब यूरो से कम कीमत कम करने के लिए जोर देने के बाद बातचीत फिर से रुक गई। जैसा कि कोई बड़ा यूरोपीय या अमेरिकी निवेशक सामने नहीं आया, वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। इसने मार्च 2012 में बेलेन परियोजना को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। तत्कालीन नियोजित दक्षिण धारा पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला एक थर्मल पावर प्लांट साइट पर बनाया जाना प्रस्तावित था, जबकि यूनिट 1 के लिए आपूर्ति किए गए रिएक्टर का निर्माण किया जाना था। Kozloduy NPP में यूनिट 7 के रूप में। जून 2016 में, मध्यस्थता का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने संयंत्र के लिए पहले से निर्मित उपकरणों के मुआवजे के रूप में एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट €620 मिलियन से सम्मानित किया, जो भुगतान के बाद बुल्गारिया को वितरित किया जाएगा।

संभावित परियोजना पुनरारंभ
मई 2013 में चुनाव के बाद प्लामेन ओरेशरस्की (सोशलिस्ट पार्टी) की नई बल्गेरियाई सरकार ने परियोजना को फिर से शुरू करने के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया।

2016 में, रिएक्टरों के निर्माता, रोसाटॉम के साथ, कोज़लोदुय परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक स्थापित करने और दूसरे को तीसरे पक्ष को बेचने की संभावना के बारे में चर्चा हुई। एक विकल्प बेलीन का निजी तौर पर वित्तपोषित समापन है।

7 जून 2018 को बल्गेरियाई संसद ने बिजली संयंत्र के निर्माण पर लगी रोक को समाप्त करने के लिए मतदान किया। सरकार का उद्देश्य रणनीतिक निवेशक द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से परियोजना को पूरा करना है, जो कि अब तक कई कंपनियों द्वारा घोषित किया गया है। ऊर्जा मंत्री को एक निवेशक चयन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और 31 अक्टूबर 2018 तक परियोजना की संरचना के लिए विकल्पों का प्रस्ताव देना चाहिए। मंत्री के अनुसार, संयंत्र 7-8 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सकता है। दिसंबर 2019 में बल्गेरियाई ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने परियोजना में भाग लेने के लिए प्राप्त 13 आवेदनों में से पांच कंपनियों का चयन किया है। चीन राष्ट्रीय परमाणु निगम (CNNC), कोरिया हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर (KHNP) और रोसाटॉम संभावित रणनीतिक निवेशकों के रूप में। फ्रैमेटोम और जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) का भी चयन किया गया है; फ्रैमाटोम ने सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने में रुचि व्यक्त की, जीई ने डिजाइन और आपूर्ति उपकरण, टर्बाइन, कंप्रेशर्स और ट्रांसफार्मर की पेशकश की।

तकनीकी विशेषताएं
बेलेन एनपीपी साइट पर कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित एईएस 92 संस्करण एक नई पीढ़ी का वीवीईआर प्रकार का रिएक्टर है जिसे रूस में नियामक प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस दिया गया है। यह सभी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ IAEA और INSAG की सिफारिशों को पूरा करने के लिए घोषित किया गया है और मान्यता प्राप्त यूरोपीय उपयोगिता आवश्यकताओं के आधार पर Électricité de France के प्रमुख विशेषज्ञों के एक विशेष विश्लेषण द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। एईएस का यह संस्करण 1980 के दशक में शुरू हुए दो आंशिक रूप से पूर्ण बेलेन एनपीपी रिएक्टरों का उपयोग कर सकता है। डिजाइन सीधे पहले से निर्मित सिविल संरचनाओं और सामान्य पौधों की जरूरतों से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करता है। नए डिजाइन में शामिल करने की दृष्टि से मौजूदा नींव और सिविल संरचनाओं का और मूल्यांकन किया जाएगा।

एईएस 92 रिएक्टर
बेलीन एनपीपी प्रति रिएक्टर चार प्रथम-चरण शीतलक परिसंचरण लूप के साथ एक दबावित जल रिएक्टर डिजाइन होगा। रिएक्टर नॉमिनल थर्मल पावर 3010 MWt है और इलेक्ट्रिकल नेट पावर 1011 MWe है। चल रहे मरम्मत कार्यों के दायरे के आधार पर, 20-28 और 40-50 दिनों के बीच वार्षिक आउटेज के साथ एक विशिष्ट ईंधन भरने की प्रक्रिया में 14 दिन लगते हैं। एईएस 92 रिएक्टर सुविधा में 60 साल का आजीवन डिजाइन है।

तीसरी पीढ़ी के हल्के जल रिएक्टर होने के नाते एईएस 92 डिजाइन ने सुरक्षा के साथ-साथ तकनीकी और आर्थिक सुविधाओं में सुधार किया है। पिछली पीढ़ी के मौजूदा वीवीईआर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर एईएस 92 डिजाइन के मुख्य लाभ हैं:
 * दो अलग-अलग पूरी तरह से स्वतंत्र प्रतिक्रियाशीलता नियंत्रण प्रणालियों के लिए रिएक्टर कोर में परमाणु प्रतिक्रिया की तेजी से और सुनिश्चित समाप्ति सुनिश्चित करना;
 * सक्रिय और निष्क्रिय दोनों सुरक्षा प्रणालियों (एक निष्क्रिय अवशिष्ट गर्मी हटाने प्रणाली और निष्क्रिय फ़िल्टरिंग प्रणाली सहित) के उपयोग द्वारा प्रदान किए गए सभी सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरेक, जिसके लिए न तो ऑपरेटर के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और न ही बिजली की आपूर्ति की;
 * संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष बाड़े का उपयोग। यह संरचना पूर्व-तनावग्रस्त प्रबलित कंक्रीट और एक रिसाव तंग धातु लाइनर, माध्यमिक प्रबलित कंक्रीट रोकथाम, और आंतरिक और बाहरी घटनाओं की एक बड़ी श्रृंखला का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई ठोस बाहरी संरचना की प्राथमिक रोकथाम से बना है।

एईएस 92 संस्करण में प्रस्तुत तीसरी पीढ़ी के रिएक्टर की एक विशिष्ट विशेषता गंभीर दुर्घटना के मामलों के लिए कोर कैचर का प्रावधान है। यह एक रोकथाम अखंडता उल्लंघन और पर्यावरण में अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थों की रिहाई के खिलाफ बीमा करता है।

एईएस 92 डिजाइन में बेहतर सुरक्षा इसके संचालन के दौरान विकिरण सुरक्षा मापदंडों में अनुमानित सुधार के लिए जिम्मेदार है। इस डिजाइन के लिए कर्मियों के जोखिम की गणना की गई व्यक्तिगत प्रभावी खुराक 1 mSv/a है, जो सामान्य आबादी में एक व्यक्ति के लिए स्वीकार्य वार्षिक प्रभावी खुराक सीमा के अनुरूप है और बल्गेरियाई मानक आधार और यूरोपीय निर्देशों के अनुपालन में है। एनपीपी द्वारा रेडियोधर्मी रिलीज के कारण अधिक जनसंख्या के प्रति व्यक्ति डिजाइन खुराक दर के अनुसार: एईएस 92 संस्करण के लिए यह मान 0.05 mSv/a से कम है, जो लेख के अनुसार अनुमेय खुराक दर के 1/3 से कम का प्रतिनिधित्व करता है। एनपीपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एनआरए के 10 नियम। यह खुराक साइट पर रिलीज के सभी स्रोतों के प्रभाव के लिए प्रासंगिक है। सामान्यीकृत वार्षिक रेडियोधर्मी रिलीज भी बेहतर पर्यावरणीय प्रभाव मापदंडों (1000 मेगावाट के लिए) के लिए सांकेतिक हैं। जबकि तरल रिलीज के लिए इकाई डिजाइन के लिए निर्धारित लक्ष्य मानदंड <6.7 जीबीक्यू/ए था, एईएस 92 के लिए डिजाइन मूल्य एक ऑर्डर - 0.11 जीबीक्यू/ए से कम है। इसी तरह, तरल रिलीज के लिए 33.3 टीबीक्यू/ए से कम लक्ष्य मानदंड के साथ, एईएस 92 के लिए डिजाइन मूल्य 2.9 टीबीक्यू/ए है।

खर्च किए गए परमाणु ईंधन (एसएनएफ) प्रबंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट (रॉ) प्रबंधन नए संयंत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एईएस 92 के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन को भंडारण पूल में खर्च किए गए ईंधन असेंबलियों के 50 साल तक के भंडारण और फिर अतिरिक्त 10 वर्षों के "सूखे" भंडारण की अनुमति देता है। सामान्य योजना पुनर्संसाधन के लिए रूस को एसएनएफ परिवहन प्रदान करती है।

रेडियोधर्मिता के आधार पर तरल कचरे के अलग प्रसंस्करण के साथ, संयंत्र संचालन के दौरान उत्पन्न उच्च-स्तरीय कचरे के लिए ठोस कचरे के प्लाज्मा भस्मीकरण की परिकल्पना की गई है। वातानुकूलित कचरे की प्रत्याशित कुल मात्रा जिसके निपटान की आवश्यकता होगी, 50 मीटर से कम है3 प्रति वर्ष एक रिएक्टर इकाई के लिए।

विवाद
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर विवाद है, जिसमें भूकंपीय स्थितियों पर पर्याप्त जानकारी नहीं है, न ही यह बीडीबीई दुर्घटनाओं को संबोधित करता है या डीकमीशनिंग के संभावित प्रभावों का विवरण देता है। इसके अलावा, पर्यावरण समूहों द्वारा कानूनी कार्रवाई के बाद, मूल ईआईए के लेखकों ने अदालत में पुष्टि की, कि यह त्रुटिपूर्ण था और एक डिजाइनर और निर्माता की नियुक्ति के बाद एक नए ईआईए की आवश्यकता होगी। परियोजना की कुल लागत अब ऑपरेटर द्वारा लगभग € 7 बिलियन (पॉवर स्टेशनों के लिए € 4 बिलियन और संबंधित बुनियादी ढाँचे के विकास की लागत) होने का अनुमान लगाया गया है।

पर्यावरण संगठन हरित शांति, पृथ्वी के मित्र (यूरोप), उर्गेवाल्ड, बैंकवॉच, ऊर्जा पर विश्व सूचना सेवा और बल्गेरियाई एनजीओ बेलेने! संयंत्र के निर्माण का विरोध किया, और निम्नलिखित चिंताओं को व्यक्त किया:
 * पर्यटन उद्योग और उत्तरी बुल्गारिया की कृषि पर नकारात्मक प्रभाव
 * परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
 * भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में स्थान
 * परियोजना का खर्च
 * आतंकवादी हमले का खतरा
 * परमाणु कचरे के परिवहन, जुलूस और संरक्षण की समस्याएं
 * पहले स्थान पर और परमाणु ऊर्जा की पूर्ण अनावश्यकता, क्योंकि बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं।

संयंत्र के निर्माण के बारे में चिंताएं मुख्य रूप से पास के रोमानिया में महसूस की गई हैं, जहां तक रोज, रोमानिया लिबेरा और ज़ियारुल जैसे समाचार पत्रों में लेख हैं, जहां तक ​​वीवीईआर रिएक्टरों की एक नई पीढ़ी के बावजूद चेरनोबिल आपदा के साथ परियोजना की तुलना की जा रही है।, और चेरनोबिल की तरह सस्ता ग्रेफाइट-न्यूट्रॉन मॉडरेटर आरबीएमके श्रृंखला नहीं। आलोचकों का कहना है कि परियोजना आर्थिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए खुली है, और बुल्गारिया के ऊर्जा क्षेत्र में रूसी प्रभुत्व को मजबूत करेगी।

बाहरी कड़ियाँ

 * Photo gallery of the Belene NPP at the National Electric Company website
 * Campaign against the plant's construction
 * Article about the project