बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र

बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र (परमाणु विद्युत केंद्र "बेलेन") नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो बेलेन से 3 किमी और डेन्यूब नदी के निकट प्लेवेन प्रांत, उत्तरी बुल्गारिया के प्लेवेन प्रांत में सोफिया से 11 किमी दूर है। यह कोज़लोदय (Kozloduy) परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चार VVER-440 V230 रिएक्टरों को स्थानापन्न करने का विचार था, जो कि यूरोपीय संघ में सम्मलित होने के लिए बुल्गारिया के रूप में डिकमीशन किया गया था।

11 जून 2010 को, बल्गेरियाई सरकार ने घोषणा की कि वह बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नियोजित निर्माण को अनिश्चित समय के लिए बंद कर देगी क्योंकि यह अनिश्चित था कि निवेश कब लौटाया जाएगा। पांच महीने पश्चात्, 2 दिसंबर को, नेक ईएडी, रोसाटॉम, अल्ट्रान और फोर्टम के मध्य गैर-बाध्यकारी निष्कर्ष ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 6.3 बिलियन की स्थापना की गई। शक्ति स्टेशन पर यूरो की महत्व, परियोजना की व्यय और प्रतिदेयता पर असफल वार्ता के महीनों के पश्चात् आगे की असहमति और बल्गेरियाई सरकार की व्यय को 5.0 बिलियन यूरो से अल्प करने की निरंतर फलश्रेष्ठ के कारण मार्च 2012 में परियोजना को समाप्त कर दिया गया। चूँकि, 2012 के अंत में विपक्ष ने जनमत संग्रह याचिका प्रारम्भ की, जिस पर 1,385,283 लोगों ने हस्ताक्षर किए और प्रथम राष्ट्रीय बल्गेरियाई परमाणु ऊर्जा जनमत संग्रह, 2013 आधुनिक बुल्गारिया के इतिहास में 27 जनवरी, 2013 को आयोजित किया गया था। अधिकांश लोगों ने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 'हाँ' में मतदान किया था, किन्तु इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या इसे पारित करने के लिए मतदान अधिक अल्पथा जनमत संग्रह ने प्रश्न को आगे संसद में पारित कर दिया, जिसने 27 फरवरी 2013 को इसे निलंबित करने का निर्णय लिया। जून 2018 में बल्गेरियाई संसद ने विद्युत् संयंत्र के निर्माण पर नियंत्रण को समाप्त करने के लिए मतदान किया और दिसंबर 2019 में ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि पांच कंपनियों ने बोली लगाई और उन्हें परियोजना में संभावित रणनीतिक निवेशकों के रूप में चयनित किया गया है।

प्रारंभिक परियोजना
1970 के दशक की प्रारम्भ में दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर वार्तालाभ आरम्भ हुई। 20 मार्च 1981 को बुल्गारिया के मंत्रिपरिषद की डिक्री द्वारा एक दूसरे बल्गेरियाई एनपीपी के निर्माण के लिए बेलेन साइट को सहमति दी गई थी। साइट को 31 दिसंबर 1981 को अर्थशास्त्र मंत्रालय को सौंप दिया गया था और निर्माण स्थल की तैयारी के लिए प्रपत्र तैयार किया गया था। 1980 के अंत में और 1981 के प्रारम्भ में एनेर्जोप्रोएक्ट (Energoproekt) सोफिया द्वारा उद्देश्य परियोजनाओं के अनुसार साइट की तैयारी 1981 के प्रारम्भ में आरम्भ हुई।

भविष्य में विद्युत् संयंत्र के आधार पर 1987 में यूएसएसआर और एनेर्जोप्रोएक्ट सोफिया से एटोमेनरगोप्रोक्ट कीव के डिजाइन के पश्चात् रखी गई थी। डिज़ाइन ने चार VVER-1000/320 इकाइयों के निर्माण का विचार दिया। 1988 और 1990 के मध्य इकाई 1 पर निर्माण कार्य का 40% समाप्त हो गया था और 80% उपकरण की आपूर्ति की गई थी। 1990 में बुल्गारिया में साम्यवाद के पतन के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया था और उसके पश्चात् केवल संरक्षण कार्य किया गया था। तब से, आपूर्ति किए गए उपकरण, निर्माण स्थल और भवनों को संरक्षित करने के लिए निरंतर उपयोग किए गए हैं; साइट उपयुक्तता और उपकरण की स्थिति के संबंध में विभिन्न अन्वेषण और आकलन किए गए हैं, जिनमें से सभी ने सकारात्मक निष्कर्ष निकाला है। साइट सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में नई अन्वेषण की गई है। चयनित की साइट की भूकंपीय सुरक्षा पर विशेष रूप से व्यापक शोध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और प्राधिकरण के अन्य निकायों द्वारा कई मिशन चलाए गए। ये सभी सकारात्मक निष्कर्ष और पुष्टि के साथ आए कि बेलेन साइट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए उपयुक्त है।

1980 के दशक के उत्तरार्ध में बेलेन की इकाई 1 के लिए आपूर्ति किए गए अधिकांश भारी उपकरण, रिएक्टर जलयान सहित, 2007 में परमाणु ऊर्जा निर्यात द्वारा वापस क्रय किये गए थे और कलिनिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 4 में स्थापित किए गए थे, जो 24 नवंबर 2011 को ग्रिड से जुड़ा था।.

पुनरारंभ करना
2002 में सरकार ने बेलेन परियोजना को फिर से प्रारम्भ करने के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया। सभी विधायी आवश्यकताओं की पूर्ति ने सरकार को 2000 मेगावाट की कुल मूल्यांकन क्षमता के साथ बेलेन साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को सहमति देने की अनुमति दी। ऊर्जा मंत्रालय ने उपलब्ध उपकरणों को नवीनीकृत करना और नए परमाणु संयंत्र के संभावित निर्माण की अन्वेषण करना प्रारम्भ किया। फरवरी 2003 में मंत्री मिल्को कोवाचेव ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में छह प्रमुख कंपनियों को पत्र भेजकर परियोजना के संबंध में अद्यतन तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।

27 मई 2003 को ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के आदेश द्वारा विशेषज्ञों का कार्य समूह बनाया गया था, जिसमें ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और जल मंत्रालय, परिवहन और संचार मंत्रालय के विशेषज्ञ सम्मलित थे। आंतरिक विषयों के मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु नियामक एजेंसी, राज्य ऊर्जा और जल नियामक आयोग, नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य एजेंसी, राष्ट्रीय विद्युत् कंपनी और बुलएटम 4 जुलाई 2003 को विशेषज्ञ आयोग के कार्य के लिए कार्यक्रम को सहमति दी गई थी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, 10 मई, 2005 को, नेशनल विद्युत् कंपनी ने बेलेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इकाई 1 और 2 की अभियांत्रिकी, क्रय और कमीशनिंग के लिए संविदाकार के चयन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की।

अक्टूबर 2006 के अंत में तीसरी पीढ़ी के VVER-1000/V-446B रिएक्टरों का उपयोग करते हुए रूसी एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट, फ्रांस अरेवा फ्रामाटोम (एरेवा), और जर्मनी सीमेंस एजी की प्रस्तुति को नेशनल विद्युत् कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव को कई नए स्वतंत्र सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों द्वारा गारंटीकृत उच्चतम सुरक्षा स्तर के साथ-साथ 1980 के दशक में आपूर्ति की गई प्राचीन इकाई को वापस क्रय के लिए एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट के विकल्प के कारण चयनित किया गया था। अन्य कारण 60 वर्ष का ऑपरेशन अवधि था। एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट के अध्यक्ष के अनुसार, प्रथम इकाई 2013 तक प्रारम्भ हो जाएगी और दूसरी एक वर्ष पश्चात् । 7 दिसंबर 2007 को यूरोपीय आयोग ने एनपीपी को अपनी अनुकूल विचार देते हुए कहा कि यह यूराटॉम संधि के अनुच्छेद 41 से 44 की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। एयरटोम ऋण के लिए EC के अनुकूल विचार की आवश्यकता होती है।

18 जनवरी 2008 को, एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट और बुल्गारिया की एनईके ईएडी नेशनल विद्युत् कंपनी (एनईसी) ने बेलेन एनपीपी के 1 और 2 इकाइयों के डिजाइन, निर्माण और स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 3 सितंबर 2008 को बेलेन एनपीपी का निर्माण आधिकारिक सामान्यतः आरम्भ हुआ। ऊर्जा मंत्री पेटार दिमित्रोव के अनुसार, बेलेन संयंत्र संसार में उपस्तिथ सबसे सुरक्षित रिएक्टरों को संचालित करेगा; उन्होंने यह भी कहा कि उन रिएक्टरों में विफलता की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य है। प्रधान मंत्री स्टैनिशेव और मंत्री दिमित्रोव ने परियोजना को बुल्गारिया की परमाणु ऊर्जा के लिए पुनर्जागरण और पिछले अठारह वर्षों में बुल्गारिया की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना भी कहा। परियोजना में 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा, प्रथम रिएक्टर 2013 के अंत तक और दूसरा 2014 के अंत तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

अनुसूची के अनुसार, बल्गेरियाई कानून के अनुसार विशिष्ट लाइसेंसिंग प्रतिबंध पर विचार करते हुए A92 डिजाइन की इकाई 1 को 6.5 वर्ष के लिए और इकाई 2 को 7.5 वर्ष के लिए खड़ा किया जाना है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियाँ डिजाइन कार्य और उपकरण वितरण (58 महीने) के साथ-साथ निर्माण और स्थापना (51 महीने) से संबंधित हैं।

परियोजना की समाप्ति
जीईआरबी सरकार ने परियोजना में अमेरिकी या यूरोपीय संविदाकार को जोड़ने का निर्णय किया, साथ ही एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट के लिए पांच अरब यूरो से अल्प महत्व के पश्चात् संवाद फिर से रुक गया। जैसा कि कोई बड़ा यूरोपीय या अमेरिकी निवेशक सामने नहीं आया, वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। इसने मार्च 2012 में बेलेन परियोजना को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। तत्कालीन नियोजित दक्षिण धारा पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला थर्मल शक्ति प्लांट साइट पर बनाया जाना प्रस्तावित था, जबकि इकाई 1 के लिए आपूर्ति किए गए रिएक्टर का निर्माण किया जाना था। कोज़्लोडुय एनपीपी (Kozloduy NPP) में इकाई 7 के रूप में जून 2016 में, मध्यस्थता का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने संयंत्र के लिए पूर्व से निर्मित उपकरणों के अवक्रय के रूप में एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट €620 मिलियन से सम्मानित किया, जो भुगतान के पश्चात् बुल्गारिया को वितरित किया जाएगा।

संभावित परियोजना पुनरारंभ
मई 2013 में चुनाव के पश्चात् प्लामेन ओरेशरस्की (सोशलिस्ट पार्टी) की नई बल्गेरियाई सरकार ने परियोजना को फिर से प्रारम्भ करने के लिए सार्वजनिक रूप से बोलना प्रारंभ किया।

2016 में, रिएक्टरों के निर्माता, रोसाटॉम के साथ, कोज़लोदुय परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थापित करने, दूसरे और तीसरे पक्ष को विक्रय की संभावना के बारे में वर्णन हुआ। विकल्प बेलीन का वित्तपोषित समापन असार्वजनिक के अनुसार होता है।

7 जून 2018 को बल्गेरियाई संसद ने विद्युत् संयंत्र के निर्माण पर लगी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए मतदान किया। सरकार का उद्देश्य रणनीतिक निवेशक द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से परियोजना को पूर्ण करना है, जो कि अब तक कई कंपनियों द्वारा घोषित किया गया है। ऊर्जा मंत्री को निवेशक चयन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और 31 अक्टूबर 2018 तक परियोजना की संरचना के लिए विकल्पों का प्रस्ताव देना चाहिए। मंत्री के अनुसार, संयंत्र 7-8 वर्षों के अंदर पूर्ण किया जा सकता है।

दिसंबर 2019 में बल्गेरियाई ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने परियोजना में भाग लेने के लिए प्राप्त 13 आवेदनों में से पांच कंपनियों का चयन किया है। चीन राष्ट्रीय परमाणु निगम (CNNC), कोरिया हाइड्रो एंड न्यूक्लियर शक्ति (KHNP) और रोसाटॉम संभावित रणनीतिक निवेशकों के रूप में फ्रैमेटोम और जनरल विद्युत् (जीई) का भी चयन किया गया है; फ्रैमाटोम ने सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने में रुचि व्यक्त की, जीई ने डिजाइन और आपूर्ति उपकरण, टर्बाइन, कंप्रेशर्स और ट्रांसफार्मर की प्रस्तुति की।

तकनीकी विशेषताएं
बेलेन एनपीपी साइट पर कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित एईएस 92 संस्करण नई पीढ़ी का वीवीईआर प्रकार का रिएक्टर है जिसे रूस में नियामक प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस दिया गया है। यह सभी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ IAEA और INSAG के अनुरोध को पूर्ण करने के लिए घोषित किया गया है और मान्यता प्राप्त यूरोपीय उपयोगिता आवश्यकताओं के आधार पर विद्युत् डी फ्रांस के प्रमुख विशेषज्ञों के विशेष विश्लेषण द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। एईएस का यह संस्करण 1980 के दशक में प्रारम्भ हुए दो आंशिक रूप से पूर्ण बेलेन एनपीपी रिएक्टरों का उपयोग कर सकता है। डिजाइन सीधे पूर्व से निर्मित सिविल संरचनाओं और सामान्य पौधों की आवश्यकताओं से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करता है। नए डिजाइन में सम्मलित करने की दृष्टि से उपस्तिथ आधार और सिविल संरचनाओं का और मूल्यांकन किया जाएगा।

एईएस 92 रिएक्टर
बेलीन एनपीपी प्रति रिएक्टर चार प्रथम-चरण शीतलक परिसंचरण लूप के साथ दबावित जल रिएक्टर डिजाइन होगा। रिएक्टर नाममात्र थर्मल शक्ति 3010 MWt है और विद्युत् नेट शक्ति 1011 MWe है। चल रहे सुधार कार्यों की सीमा के आधार पर, 20-28 और 40-50 दिनों के मध्य वार्षिक आउटेज के साथ विशिष्ट ईंधन भरने की प्रक्रिया में 14 दिन लगते हैं। एईएस 92 रिएक्टर सुविधा में 60 वर्ष का आजीवन डिजाइन है।

तीसरी पीढ़ी के हल्के जल रिएक्टर होने के संबंध एईएस 92 डिजाइन ने सुरक्षा के साथ-साथ तकनीकी और आर्थिक सुविधाओं में सुधार किया है। पिछली पीढ़ी के उपस्तिथ वीवीईआर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर एईएस 92 डिजाइन के मुख्य लाभ हैं:
 * दो भिन्न -भिन्न पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रतिक्रियाशीलता नियंत्रण प्रणालियों के लिए रिएक्टर कोर में परमाणु प्रतिक्रिया की तीव्रता से सुनिश्चित समाप्ति करना;
 * सक्रिय और निष्क्रिय दोनों सुरक्षा प्रणालियों (निष्क्रिय अवशिष्ट ऊष्मा विस्थापित करने की प्रणाली और निष्क्रिय फ़िल्टरिंग प्रणाली सहित) के उपयोग द्वारा प्रदान किए गए सभी सुरक्षा कार्यों के लिए अतिरेक, जिसके लिए न तो ऑपरेटर के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और न ही विद्युत् की आपूर्ति की;
 * संभावित दुर्घटनाओं को अवरोध के लिए विशेष घेरे का उपयोग करता है। यह संरचना पूर्व-तनावग्रस्त प्रबलित कंक्रीट और बहिर्वाह तंग धातु लाइनर, माध्यमिक प्रबलित कंक्रीट नियंत्रण, आंतरिक और बाहरी घटनाओं की बड़ी श्रृंखला का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई ठोस बाहरी संरचना की प्राथमिक नियंत्रण से बना है।

एईएस 92 संस्करण में प्रस्तुत तीसरी पीढ़ी के रिएक्टर की विशिष्ट विशेषता गंभीर दुर्घटना के स्तिथियों के लिए कोर कैचर का प्रावधान होता है। यह नियंत्रण अखंडता उल्लंघन और पर्यावरण में अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थों के निस्तार के विरुद्ध बीमा करता है।

एईएस 92 डिजाइन में उन्नत सुरक्षा इसके संचालन के समय विकिरण सुरक्षा प्रतिमान में अनुमानित सुधार के लिए उत्तरदायी होता है। इस डिजाइन के लिए कर्मियों के विपत्ति की गणना की गई व्यक्तिगत प्रभावी साम्रगी खाद्य 1 mSv/a है, जो सामान्य जनसंख्या में व्यक्ति के लिए स्वीकार्य वार्षिक प्रभावी साम्रगी खाद्य सीमा के अनुरूप होता है और बल्गेरियाई मानक आधार और यूरोपीय निर्देशों के अनुपालन में होता है। एनपीपी द्वारा रेडियोधर्मी प्रस्तावित के कारण अधिक जनसंख्या के प्रति व्यक्ति डिजाइन साम्रगी खाद्य दर के अनुसार: एईएस 92 संस्करण के लिए यह मान 0.05 mSv/a से अल्प है, जो लेख के अनुसार अनुमेय साम्रगी खाद्य दर के 1/3 से अल्प का प्रतिनिधित्व करता है। एनपीपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एनआरए के 10 नियम यह साम्रगी खाद्य साइट पर प्रस्तावित के सभी स्रोतों के प्रभाव के लिए प्रासंगिक होता है। सामान्यीकृत वार्षिक रेडियोधर्मी प्रस्तावित भी उत्तम पर्यावरणीय प्रभाव प्रतिमान (1000 मेगावाट के लिए) के लिए सांकेतिक होता हैं। जबकि तरल प्रस्तावित के लिए इकाई डिजाइन के लिए निर्धारित लक्ष्य मानदंड <6.7 GBq/a था, एईएस 92 के लिए डिजाइन मूल्य ऑर्डर - 0.11 GBq/a से अल्प है। इसी प्रकार, तरल प्रस्तावित के लिए 33.3 TBq/a से अल्प लक्ष्य मानदंड के साथ, एईएस 92 के लिए डिजाइन मूल्य 2.9 TBq/a होता है।

निवेश किए गए परमाणु ईंधन (एसएनएफ) प्रबंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट (रॉ) प्रबंधन नए संयंत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। एईएस 92 के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन को भंडारण पूल में निवेश किए गए ईंधन असेंबलियों के 50 वर्ष तक के भंडारण और फिर अतिरिक्त 10 वर्षों के "सूखे" भंडारण की अनुमति देता है। सामान्य योजना पुनर्संसाधन के लिए रूस को एसएनएफ परिवहन प्रदान करती है।

रेडियोधर्मिता के आधार पर तरल कचरे के भिन्न प्रसंस्करण के साथ, संयंत्र संचालन के समय उत्पन्न उच्च-स्तरीय कचरे के लिए ठोस कचरे के प्लाज्मा भस्मीकरण की परिकल्पना की गई है। वातानुकूलित कचरे की प्रत्याशित कुल मात्रा जिसके समाधान की आवश्यकता होगी, रिएक्टर इकाई के लिए प्रति वर्ष 50m3 से अल्प है।

विवाद
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर प्रतिवाद है, जिसमें भूकंपीय स्थितियों पर पर्याप्त जानकारी नहीं है, न ही यह बीडीबीई दुर्घटनाओं को संबोधित करता है या डीकमीशनिंग के संभावित प्रभावों का विवरण देता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण समूहों द्वारा कानूनी कार्यविवरण के पश्चात्, मूल ईआईए के लेखकों ने न्यायालय में पुष्टि की, कि यह त्रुटिपूर्ण था डिजाइनर और निर्माता की नियुक्ति के पश्चात् नए ईआईए की आवश्यकता होगी। परियोजना की कुल व्यय अब ऑपरेटर द्वारा लगभग € 7 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

पर्यावरण संगठन हरित शांति, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ (यूरोप), उर्गेवाल्ड, बैंकवॉच, ऊर्जा पर विश्व सूचना सेवा और बल्गेरियाई एनजीओ बेलेने संयंत्र के निर्माण का विरोध किया, और निम्नलिखित विचारों को व्यक्त किया:
 * पर्यटन उद्योग और उत्तरी बुल्गारिया की कृषि पर नकारात्मक प्रभाव
 * परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सुरक्षा संबंधी विचार
 * भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में स्थान
 * परियोजना का व्यय
 * आतंकवादी आक्रमण का संकट
 * परमाणु कचरे के परिवहन, अभियान और संरक्षण की समस्याएं
 * पहले स्थान पर और परमाणु ऊर्जा की पूर्ण अनावश्यकता, क्योंकि उन्नत विकल्प उपलब्ध हैं।

संयंत्र के निर्माण के बारे में विचार मुख्य रूप से निकट के रोमानिया में स्पष्ट की गई हैं, जहां तक प्रतिदिन, रोमानिया लिबेरा और ज़ियारुल जैसे समाचार पत्रों में लेख हैं, जहां तक ​​वीवीईआर रिएक्टरों की नई पीढ़ी होने के पश्चात्भी चेरनोबिल आपदा के साथ परियोजना की तुलना की जा रही है। जबकि चेरनोबिल का प्रकार अल्पमूल्य ग्रेफाइट-न्यूट्रॉन मॉडरेटर आरबीएमके श्रृंखला नहीं हैं।

आलोचकों का कहना है कि परियोजना आर्थिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए खुली है, और बुल्गारिया के शक्ति क्षेत्र में रूसी प्रभुत्व को शक्तिशाली करेगी।

बाहरी कड़ियाँ

 * Photo gallery of the Belene NPP at the National Electric Company website
 * Campaign against the plant's construction
 * Article about the project